Skip to content

# 🚀 Deployment Strategy: MVP + Multimodal Integration

Версія: 1.0.0
Дата: 25 листопада 2025
Мета: Безпечна інтеграція MVP (Phase 1-3) та Multimodal системи

## 🎯 Стратегічний Підхід

### Принцип: Decoupled Deployment

MVP та Multimodal — окремі системи, які інтегруються поступово.

    PHASE 1: MVP Deploy (Phase 1-3) ✅ ЗАРАЗ
      ├── Agents Service
      ├── City Service
      ├── Second Me
      └── MicroDAO Service

    PHASE 2: Multimodal Preparation ⏳ НАСТУПНИЙ КРОК
      ├── Router v2.0 (multimodal support)
      ├── Telegram Gateway Enhanced
      └── API унификація

    PHASE 3: Multimodal Deployment 🔮 ПОТІМ
      ├── STT Service
      ├── OCR Service
      ├── Web Search
      └── Vector DB

    PHASE 4: Full Integration 🔮 ФІНАЛ
      └── MVP ↔ Multimodal ↔ DAGI Stack

## 📊 Поточна Ситуація

### ✅ Готово:

- MVP код (Phase 1-3) готовий на НОДА2
- Міграції БД 007-010 створені
- Docker Compose з MVP сервісами
- Multimodal сервіси працюють на НОДА2 (STT, OCR, Web Search, Vector DB)

### ⚠️ В процесі:

- Router v1.1.0 multimodal API (в доках, поки не deployed)
- Telegram Gateway Enhanced (в доках, поки не deployed)
- Multimodal документація завантажується

### ❓ Невідомо:

- Стан production БД на НОДА1
- Чи є конфлікти в існуючому Router/Gateway
- Повний обсяг змін в multimodal системі

## 🎯 Рекомендована Послідовність

### ЗАРАЗ: Phase 1 — MVP Deploy (WITHOUT Multimodal)

Що робимо: 1. Deploy MVP сервісів (Agents, City, Second Me, MicroDAO) на НОДА1 2. Інтегрувати з існуючим Router/Gateway (без multimodal) 3. Перевірити що все працює стабільно 4. Моніторити 48 годин

Що НЕ робимо: - ❌ Не чіпаємо Router (залишаємо поточну версію) - ❌ Не змінюємо Telegram Gateway - ❌ Не інтегруємо STT/OCR/Web Search - ❌ Не переносимо multimodal сервіси на НОДА1

Переваги: - ✅ Мінімальний ризик - ✅ MVP працює незалежно - ✅ Легко rollback - ✅ Існуюча система не постраждає

Документація: - `DEPLOY_MVP_NODE1_COMPREHENSIVE_ANALYSIS.md` (створено вище)

### НАСТУПНИЙ КРОК: Phase 2 — Multimodal Preparation

Коли: Після успішного MVP deployment + 48 годин стабільності

Що робимо: 1. Аналіз multimodal документації (коли завантажиться) 2. Створення Router v2.0 з multimodal API 3. Створення unified API для STT/OCR/Web Search/Vector DB 4. Тестування на НОДА2 (dev environment) 5. Документування змін та API contracts

Що створюємо: - `services/router-v2/` (новий Router з multimodal) - `services/multimodal-gateway/` (unified API для всіх multimodal) - `docs/MULTIMODAL_API_SPEC.md` (API специфікація) - `docs/ROUTER_V2_MIGRATION.md` (план міграції)

Критерії готовності: - [ ] Router v2.0 працює на НОДА2 - [ ] Multimodal Gateway працює на НОДА2 - [ ] Всі API тести пройдені - [ ] Документація повна - [ ] Rollback plan готовий

### ПОТІМ: Phase 3 — Multimodal Deployment на НОДА1

Коли: Після Phase 2 + approval

Що робимо: 1. Deploy Router v2.0 на НОДА1 (side-by-side з v1.0) 2. Deploy Multimodal Gateway на НОДА1 3. Перенести multimodal сервіси з НОДА2 на НОДА1 (або залишити розподіленими) 4. Поступове переключення (canary deployment) 5. Моніторинг + rollback готовність

Етапи переключення: 1. 10% трафіку → Router v2.0 (1 година) 2. 50% трафіку → Router v2.0 (6 годин) 3. 100% трафіку → Router v2.0 (24 години) 4. Видалити Router v1.0 (якщо стабільно)

Rollback: - Переключити трафік назад на Router v1.0 - Зупинити multimodal сервіси - Система повертається до Phase 1 стану

### ФІНАЛ: Phase 4 — Full Integration

Коли: Після Phase 3 + 1 тиждень стабільності

Що робимо: 1. Інтегрувати MVP ↔ Multimodal: - City Service → Web Search (для пошуку в кімнатах) - Agents Service → STT/OCR (для voice/image commands) - Second Me → Vector DB (для semantic memory)

1. Telegram Gateway Enhanced:
2. Voice messages → STT → Agents
3. Photos → OCR/Vision → Agents

4. Documents → Parser → Knowledge Base

5. Frontend Enhancement:

6. Upload voice → STT
7. Upload image → OCR/Vision
8. Semantic search в City

Acceptance Criteria: - [ ] Telegram bot приймає voice/photo/documents - [ ] Frontend має multimodal UI - [ ] City має semantic search - [ ] Second Me використовує Vector DB - [ ] All services stable 99.9% uptime

## 🔍 Dependency Analysis

### MVP → Multimodal Dependencies

Agents Service: - Потребує: LLM Proxy (існуючий), NATS (існуючий) - Може використати: STT (опційно), OCR (опційно), Vector DB (опційно) - Блокер: Немає

City Service: - Потребує: PostgreSQL (існуючий), Redis (існуючий), NATS (існуючий) - Може використати: Web Search (опційно для пошуку), Vector DB (опційно) - Блокер: Немає

Second Me: - Потребує: Agents Service (буде deployed), PostgreSQL - Може використати: Vector DB (для довгої пам'яті) - Блокер: Agents Service (тому Second Me в Phase 3)

MicroDAO Service: - Потребує: PostgreSQL, Auth Service (існуючий) - Може використати: DAO Service (існуючий, опційно) - Блокер: Немає

### Multimodal → Infrastructure Dependencies

Router v2.0: - Потребує: Multimodal Gateway, LLM Proxy, існуючий Router v1.0 (для fallback) - Блокер: Multimodal Gateway має бути готовий

Telegram Gateway Enhanced: - Потребує: Router v2.0, STT Service, OCR Service - Блокер: Router v2.0

STT/OCR/Web Search/Vector DB: - Потребує: Тільки базову інфраструктуру (Docker, Network) - Блокер: Немає (можуть працювати автономно)

## 🚨 Risk Matrix

Risk | Probability | Impact | Mitigation
--- | --- | --- | ---
MVP deployment breaks existing DAGI | Low | High | Staged deployment, health checks, rollback
DB migrations fail | Medium | High | Backup before, test on staging, rollback SQL
Router v2.0 не сумісний з v1.0 | Medium | Medium | Side-by-side deployment, gradual switch
Multimodal сервіси споживають багато ресурсів | High | Medium | Start on NODE2, monitor, scale on NODE1
Nginx config помилка | Low | High | Test config, backup old, gradual reload
Network issues між NODE1 ↔ NODE2 | Medium | Low | Fallback to local, health checks

## 📈 Monitoring Strategy

### Key Metrics (для кожної Phase)

Phase 1 (MVP):

    - http_requests_total{service="agents"}
    - http_requests_total{service="city"}
    - active_connections{service="city"}
    - db_connections{service="agents"}
    - websocket_connections{service="city"}

Phase 3 (Multimodal):

    - multimodal_requests_total{type="stt"}
    - multimodal_requests_total{type="ocr"}
    - multimodal_latency_seconds{type="web_search"}
    - router_v2_requests_total
    - router_v2_fallback_total (до v1.0)

Alerts:

    - name: MVP Services Down
      expr: up{service=~"agents|city|secondme"} == 0
      duration: 2m

    - name: High Latency
      expr: http_request_duration_seconds{quantile="0.95"} > 5
      duration: 5m

    - name: Router Fallback Rate High
      expr: rate(router_v2_fallback_total[5m]) > 0.1
      duration: 5m

## 🎯 Decision Points

### Після Phase 1 (MVP Deploy):

Питання: Чи готові до Phase 2?

Критерії: - [ ] MVP сервіси healthy 48 годин без перерв - [ ] Немає критичних помилок в логах - [ ] Existing DAGI Stack працює стабільно - [ ] Performance metrics в нормі - [ ] Multimodal документація повністю завантажена

Якщо НІ → зупинитися, debugати, стабілізувати

### Після Phase 2 (Multimodal Prep):

Питання: Чи готові deploy multimodal на production?

Критерії: - [ ] Router v2.0 протестований на NODE2 - [ ] API contracts задокументовані - [ ] Performance тести пройдені - [ ] Rollback plan готовий - [ ] Team готова до deployment

Якщо НІ → продовжити тестування на NODE2

### Після Phase 3 (Multimodal Deploy):

Питання: Чи готові до Full Integration?

Критерії: - [ ] Multimodal сервіси stable 1 тиждень - [ ] Router v2.0 обробляє 100% без fallback - [ ] Resource usage прийнятний - [ ] No regressions в MVP або DAGI

Якщо НІ → optimize, tune, monitor

## 📝 Execution Plan Summary

### ЦЯ НЕДІЛЯ (Week 48):

- ✅ MVP Deploy на НОДА1 (Phase 1)
- ✅ Smoke tests
- 📊 Monitor 48 годин

### НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ (Week 49):

- 📖 Аналіз multimodal документації (коли завантажиться)
- 🔧 Створення Router v2.0 (Phase 2)
- 🧪 Тестування на НОДА2

### ТИЖДЕНЬ 50:

- 🚀 Multimodal Deploy на НОДА1 (Phase 3)
- 📊 Canary deployment (10% → 50% → 100%)

### ТИЖДЕНЬ 51-52:

- 🔗 Full Integration (Phase 4)
- 📈 Performance tuning
- 📝 Documentation updates

## ✅ Success Criteria (Загальні)

MVP+Multimodal вважається успішно deployed якщо:

1. ✅ Всі MVP сервіси працюють стабільно
2. ✅ Multimodal сервіси інтегровані
3. ✅ Router v2.0 обробляє всі типи запитів
4. ✅ Telegram bot приймає voice/photo/text
5. ✅ Frontend має multimodal UI
6. ✅ Uptime > 99.5% за останні 7 днів
7. ✅ Немає критичних issues
8. ✅ Performance metrics в SLA
9. ✅ Документація актуальна
10. ✅ Team може підтримувати систему

## 🔮 Long-term Vision

### Q1 2026: Distributed Architecture

- NODE1 (Production) — MVP + Multimodal
- NODE2 (Dev + AI Lab) — Experimental models
- NODE3 (Federation) — Matrix + City Federation

### Q2 2026: Auto-scaling

- Kubernetes deployment
- Horizontal Pod Autoscaling
- Multi-region (EU + US)

### Q3 2026: Advanced AI

- Multi-agent orchestration
- Chain-of-thought reasoning
- Long-term memory (Vector DB clusters)

Документ створено: Cursor AI Assistant
Для проєкту: MicroDAO DAARION
Останнє оновлення: 2025-11-25
Статус: Ready for Execution — Phase 1 (MVP Deploy)